TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ

https://tuvanluatmienphi.net.vn

Đà Nẵng: Xin lùi thời hạn hoàn thành hầm chui cầu sông Hàn đến 20/4

(PL News) - Do vướng trường hợp giải tỏa duy nhất là Chi nhánh Eximbank tại Đà Nẵng nên dự án xây dựng hầm chui nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn không thể hoàn thành vào dịp 29/3 theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng mà phải xin phép lùi đến ngày 20/4!
Đà Nẵng: Xin lùi thời hạn hoàn thành hầm chui cầu sông Hàn đến 20/4

Sáng 27/3, ông Lê Văn Lâm, Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, chủ đầu tư và điều hành dự án hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn xác nhận công trình này không thể hoàn thành vào dịp 29/3 (nhân kỷ niệm 42 năm giải phóng Đà Nẵng) theo yêu cầu của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng.

Đến sáng 27/3, công trình xây dựng hầm chui nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn vẫn còn khá ngổn ngang (Ảnh: HC)

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, giai đoạn 1 của dự án với 40m hầm kín đã hoàn thành ngày 20/12/2016. Từ ngày 10/1 đã phân luồng tiến hành giai đoạn 2. Theo đó, hầm hở phía Bắc thi công từ ngày 10/1, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/3. Hầm hở phía Nam sẽ triển khai thi công sau khi hoàn thành việc bàn giao mặt bằng (số nhà 48, 50, 54, 56, 58 Trần Phú); dự kiến thi công từ ngày 10/2 đến ngày 5/4. Đồng thời thi công hoàn thành nền, mặt đường dẫn, thoát nước, điện chiếu sáng, cấp nước, tổ chức giao thông trước ngày 15/4.

Sáng 3/2, khi đến chúc Tết và dự lễ ra quân đầu năm mới Đinh Dậu 2017, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thống nhất với cam kết của BQL dự án và liên danh nhà thầu về việc hoàn thành dự án trước ngày 15/4 nhân kỷ niệm 42 năm thống nhất đất nước, nhưng cũng đề nghị nghiên cứu các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành vào ngày 29/3 nhân kỷ niệm 42 năm giải phóng TP Đà Nẵng.  

Tuy nhiên ông Lê Văn Lâm cho biết, trong số 11 thửa đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bị thu hồi một phần để phục vụ dự án thì do vướng mắc trường hợp giải tỏa duy nhất là Chi nhánh Ngân hàng Eximbank tại Đà Nẵng (số 48 Trần Phú) nên việc thi công hầm hở phía Nam bị đình trệ. Toàn bộ diện tích khu đất của Chi nhánh Eximbank tại Đà Nẵng là 1.780,7m2, diện tích thu hồi là 179,4m2 đất sản xuất kinh doanh, diện tích còn lại là 1.601,3m2.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, đề nghị chung của các tổ chức, doanh nghiệp cổ phần hóa có diện tích đất bị thu hồi là TP xem xét bồi thường, bố trí tái định cư tương đương như các hộ dân bị thu hồi đất ở, bố trí lại 01 lô đất trên địa bàn quận Hải Châu ngang với giá trị diện tích đất thu hồi, hoặc xem xét giải quyết đền bù theo giá thị trường (khoảng 75 – 80 triệu đồng/m2) thay cho giá nhà nước 32,46 triệu đồng/m2 do không được bố trí tái định cư và đất có sổ đỏ.

Hội đồng giải phóng mặt bằng cho rằng, theo phương án bố trí tái định cư đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định 4590/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 thì không xem xét giải quyết bố trí tái định cư cho các tổ chức, doanh nghiệp cổ phần hóa. Hơn nữa, diện tích đất sử dụng còn lại sau giải tỏa của các đơn vị này rất lớn, do vậy Hội đồng giải phóng mặt bằng không có cơ sở đề xuất bố trí tái định cư.

Tuy nhiên, để đảm bảo sự công bằng giữa các trường hợp bị thu hồi đất, Hội đồng giải phóng mặt bằng đã có báo cáo đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể do Hội đồng thẩm định giá của TP đề xuất.

Mặc dù vậy, Chi nhánh Eximbank tại Đà Nẵng không thống nhất mức giá đền bù do Hội đồng thẩm định giá TP Đà Nẵng đề xuất mà đề nghị nâng cao hơn. Ông Lê Văn Lâm cho hay, BQL dự án đã thuê Công ty thẩm định giá tiến hành thẩm định nhưng vẫn không thỏa thuận được với Chi nhánh Eximbank tại Đà Nẵng. Tại cuộc họp cuối tuần vừa rồi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn quyết định vẫn giữ mức đền bù theo mức giá được thẩm định.

“Cho đến chiều 25/3, Chi nhánh Eximbank mới thống nhất mức giá đền bù của TP và bắt đầu tiến hành tháo dỡ, đến chiều 26/3 thì cơ bản hoàn thành. BQL dự án cũng tham gia với họ thu gom, vận chuyển giá hạ để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu thi công!” – ông Lê Văn Lâm cho hay.

Theo ông Lê Văn Lâm, sau khi giải tỏa xong trường hợp vướng mắc duy nhất này sẽ di dời hệ thống dây điện, dây cáp ngầm mất cả tuần, sau đó mới chính thức đào đoạn hầm hở phía Nam, xây tường chắn, đường gom, hệ thống điện, thoát nước...

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng hoàn thành dự án trong tháng 3 là điều không thể. BQL dự án đã báo cáo tình hình với UBND TP Đà Nẵng, xin phép lùi thời hạn hoàn thành dự án đến ngày 20/4. Trong cuộc họp đầu tuần này, Ủy ban sẽ đưa ra xem xét, quyết định. Ngay cả lùi thời hạn đến 20/4 thì chúng tôi cũng phải làm hết tốc lực mới có thể kịp được!” – ông Lê Văn Lâm nói.

Tác giả bài viết: HẢI CHÂU

Nguồn tin: infonet.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây